## Ejecución del Plan de Acción

LÍNEAS ESTRATÉGICAS | Programas | Proyectos
Línea 1: Promover el bienestar de la población | 4 | 38
Línea 2: Mejorar el entorno urbano | 4 | 14
Línea 3: Impulsar una movilidad sostenible | 5 | 21
Línea 4: Consolidar el desarrollo económico | 6 | 22
Línea 5: Conservar los recursos naturales | 4 | 14
Línea 6: Ambientalizar la gestión municipal | 3 | 19
Línea 7: Promover la participación ciudadana | 3 | 13
Total | 29 | 141

### DISTRIBUCION DEL TOTAL DE PROYECTOS

### ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS AÑO 2005

Tercera Guardería pública | Ejecutado 600.000 €
Suelo para la construcción de un Centro de Especialidades | Ejecutado Cesión: 0 €
| (Construcción: 14.000.000 €)
Reforma y adaptación de la Casa de Cultura | Ejecutado 1.571.831 €
Ampliación de la Biblioteca Municipal | Ejecutado (incluido)
Arreglo pista polideportiva municipal en la carretera a Alovera | Ejecutado 27.000 €
Construcción piscina municipal cubierta | Ejecutado 4.600.000 €
Pista de patinaje en el parque La Quebradilla | Ejecutado 52.534 €
Puesta en servicio del nuevo colector general | Ejecutado 2.919. 273 €
Apuesta por la edificación multifamiliar | Ejecutado 0 €
Inicio del Plan de Limpieza de Fachadas | Ejecutado 28.300 €
Estudio de movilidad | Ejecutado 30.000 €
Elementos en vía pública para reducir velocidad de coches | Ejecutado 5.400 €
Escuela Taller para menores de 25 años | Ejecutado 784.000 €
Ampliación actividad oficina del consumidor | En Ejecución 136.000 €

#### Presupuesto de ejecución de los 14 proyectos priorizados:

- 24.744.340 euros

  #### Nivel de ejecución:

- 86% de los proyectos realizados
- 14% de los proyectos en estado de ejecución

  Distribución de los proyectos ejecutados según Línea Estratégica:

  Líneas Estratégicas | Proyectos priorizados 2005-2007 | Proyectos ejecutados 2005-2007 | Proyectos en ejecución 2005-2007 (*) | % Ejecución respecto a la priorización
  Línea 1 | 8 | 3 | 5 | 100,00%
  Línea 2 | 7 | 3 | 3 | 85,71%
  Línea 3 | 6 | 2 | 4 | 100,00%
  Línea 4 | 7 | 3 | 2 | 71,43%
  Línea 5 | 7 | 5 | 0 | 71,43%
  Línea 6 | 8 | 2 | 3 | 62,50%
  Línea 7 | 8 | 5 | 2 | 87,50%
  Total | 51 | 23 | 19 | 82,35%

  ### LÍNEA 1: BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

  Construcción 5º Colegio Público de Educación Infantil y Primaria | Ejecutado
  Plan Director I-II-III: Complejo Deportivo San Miguel | En Ejecución
  Creación de un Polideportivo de Grandes Eventos | En Ejecución
  Fomento para la implantación de criterios bioclimáticos en la construcción de vivienda | Ejecutado
  Implantación de contenedores de recogida selectiva de envases | Ejecutado
  Ejecución del Plan Integral de Juventud | En Ejecución
  Ampliación de la oferta de viviendas protegidas | En Ejecución(Continua)

  ### LÍNEA 2: ENTORNO URBANO

  Proyecto mejora limpieza viaria | Ejecutado
  Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo | No Ejecutado
  Plan de Limpieza de Fachadas | En Ejecución
  Parques del Norte y Buero Vallejo | Ejecutado
  Plan de Acondicionamiento del Barrio de Postas y Barrio de la Paz | En Ejecución
  Ampliación de la dotación de papeleras en los barrios | En Ejecución
  Campañas de Educación Ambiental para disminución de la contaminación acústica | Ejecutado

  ### LÍNEA 3: MOVILIDAD SOSTENIBLE

  Mejora espacio peatonal para la circulación | En ejecución
  Construcción pasarela peatonal sobre vía del tren | En ejecución
  Promover la creación de una circunvalación | Ejecutado
  Extensión del alumbrado público y la señalización a todas la vías públicas de acceso al municipio | En Ejecución
  Plan de Señalización del casco urbano | En Ejecución
  Fomentar el uso de la bicicleta (carril bici) | Ejecutado (Continua)

  ### LÍNEA 4: CONSOLIDAR EL DESARROLLO ECONÓMICO

  Ampliación de suelo para uso industrial y terciario | En ejecución
  Trabajar para conseguir la mejora de los accesos a los polígonos industriales | En Ejecución
  Actuaciones de formación a PYMEs y comercios | Ejecutado
  Impulso Oficinas Comarcales del INSS y Tesorería Seguridad Social | Ejecutado
  Reivindicación de la Oficina Pública de Empleo | Ejecutado
  Campaña de promoción del uso de energías renovables en el ámbito productivo | No Ejecutado
  Fomentar la implantación de sistemas de gestión medioambiental en las empresas | No Ejecutado

  ### LÍNEA 5: CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES

  Defensa de un Plan Especial Comarcal de recuperación y conservación del río Henares | Ejecutado
  Acondicionamiento de la Reserva Ornitológica | Ejecutado
  Mantener la protección para el suelo rústico al este de la autovía A-II | Ejecutado
  Impulso y mejora del Aula de la Naturaleza, Aula Apícola y Reserva Ornitológica | Ejecutado
  Campañas de Concienciación Ciudadana para el depósito de los residuos en los contenedores correspondientes | Ejecutado
  Campañas de Concienciación sobre reducción, reutilización y reciclaje | No Ejecutado
  Campañas de Educación Ambiental sobre el cuidado, manejo y obligaciones de animales domésticos | No Ejecutado

  ### LÍNEA 6: AMBIENTALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL

  Ambientalización de las instalaciones municipales | En ejecución
  Ampliación y mejora de la oferta de servicios telemáticos | Ejecutado
  Elaboración de un Código de Buenas Prácticas Ambientales en el Ayuntamiento | No Ejecutado
  Introducción de criterios técnicos para la evaluación de la sostenibilidad en los proyectos municipales | No Ejecutado
  Plan de modernización de la gestión municipal virtual | En Ejecución
  Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los establecimientos municipales | En ejecución
  Diagnóstico de situación y Plan para la Gestión Sostenible de jardines públicos y vegetación | No Ejecutado
  Fomento del uso de la energía solar térmica y fotovoltaica | Ejecutado (Continua)

  ### LÍNEA 7: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

  Mantener y consolidar instrumentos de Agenda 21 Local | Ejecutado
  Creación del Consejo Municipal de la Sostenibilidad | Ejecutado
  Impulso y mantenimiento del Foro 21 | Ejecutado
  Potenciar la participación ciudadana y ampliar la comunicación con el ente local | En Ejecución
  Impartir cursos y formación en temas de conciencia cívica | No Ejecutado
  Programa de actividades interculturales para conocer a los inmigrantes | En Ejecución
  Campañas ciudadanas para promover el respeto por lo público | Ejecutado
  Ampliar la información y difusión de los servicios y actividades desarrolladas por el municipio | Ejecutado (continua)

  ### RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS

  Estado de Ejecución del total de Proyectos Priorizados (2005 y 2005-2007) | Nº | %
  Ejecutados | 36 | 55%
  En Ejecución | 20 | 31%
  No Ejecutados | 9 | 14%
  Total proyectos priorizados | 65 | 100%

  ### OTROS PROYECTOS EJECUTADOS QUE NO ESTABAN PRIORIZADOS

- Centro de Ocio para mayores
- Promover la creación de un nuevo Cuartel de Guardia Civil y Oficina del DNI
- Creación, adecuación y mejora de pistas deportivas de barrio en distintas zonas del municipio
- Incremento de la dotación de contenedoress
- Proyecto de renovación y restauración del mobiliario urbano en jardines y parques infantiles
- Realización de un estudio de la situación actual del ruido en la ciudad y elaboración de un Plan de Medidas Correctoras
- Trabajar para conseguir la ampliación de la A-II, con un carril adicional en cada sentido de circulación
- Conexión de los polígonos industriales de la zona sur (Comendador-Miralcampo)
- Solicitar la ampliación de la frecuencia del servicio de transporte intermunicipal durante los días laborables y sábados e implantación del servicio en domingos y festivos
- Plan Estratégico del Comercio de Ciudad: Formación a Comerciantes
- Promover la gestión sostenible de los residuos del sector de la construcción
- Plan de Protección de Suelo No Urbanizable
- Establecimiento de requisitos ambientales en los pliegos de condiciones para la contratación de obras y servicios para el Ayuntamiento
- Introducción de criterios ambientales en la adquisición de materiales por parte del Ayuntamiento
- Aprovechamiento de aguas subterráneas para riego de jardines, incendios, etc.

  Anterior | Siguiente